# 跨平台ERP系统 - 实现计划（分解和优先级任务列表）

## \[ ] 任务 1: 系统架构设计与技术栈选择

* **优先级**: P0

* **依赖**: 无

* **描述**:

  * 设计系统架构，包括前端、后端、数据库结构

  * 选择PWA技术栈实现跨平台，支持Web端和移动端

  * 设计API接口规范

* **验收标准**: AC-1, AC-2, AC-3, AC-4, AC-5, AC-6, AC-7

* **测试要求**:

  * `programmatic` TR-1.1: 系统架构文档完整，技术栈选择合理

  * `human-judgement` TR-1.2: 架构设计符合系统需求，具有可扩展性

* **备注**: 需考虑后续进销存系统的集成需求，支持本地部署测试

## \[ ] 任务 2: 核心数据模型设计

* **优先级**: P0

* **依赖**: 任务 1

* **描述**:

  * 设计客户、供应商、分包商数据模型

  * 设计项目、合同、付款节点数据模型

  * 设计财务、商品数据模型

  * 设计汇率管理数据模型

* **验收标准**: AC-1, AC-2, AC-3, AC-5, AC-6

* **测试要求**:

  * `programmatic` TR-2.1: 数据模型设计完整，字段定义合理

  * `programmatic` TR-2.2: 数据模型之间的关系设计正确

* **备注**: 需考虑多币种支持和数据一致性

## \[ ] 任务 3: 用户认证与权限管理系统

* **优先级**: P0

* **依赖**: 任务 1

* **描述**:

  * 实现用户注册、登录功能

  * 设计角色权限体系

  * 实现基于角色的访问控制

  * 实现可编辑的权限管理和流程节点管理，在后台管理页面上进行配置

* **验收标准**: AC-1, AC-2, AC-3, AC-4, AC-6, AC-7

* **测试要求**:

  * `programmatic` TR-3.1: 用户认证功能正常，密码加密存储

  * `programmatic` TR-3.2: 权限控制有效，不同角色只能访问授权资源

  * `programmatic` TR-3.3: 权限管理和流程节点管理功能正常

* **备注**: 初期由管理员兼任财务和采购工作，需预留权限分发功能

## \[ ] 任务 4: 客户、供应商、分包商管理模块

* **优先级**: P1

* **依赖**: 任务 2, 任务 3

* **描述**:

  * 实现客户信息录入、查询、编辑功能

  * 实现供应商信息录入、查询、编辑功能

  * 实现分包商信息录入、查询、编辑功能

  * 显示客户、供应商、分包商的交易记录和项目历史

* **验收标准**: AC-1

* **测试要求**:

  * `programmatic` TR-4.1: 客户、供应商、分包商信息CRUD操作正常

  * `programmatic` TR-4.2: 交易记录和项目历史显示正确

* **备注**: 需显示交易总金额、已支付金额、应收/应付金额

## \[ ] 任务 5: 项目管理模块

* **优先级**: P1

* **依赖**: 任务 2, 任务 3

* **描述**:

  * 实现项目创建、编辑功能

  * 实现合同管理，支持上传合同文件

  * 实现付款节点设置和管理

  * 实现工期计算功能（天数与日期互算）

  * 实现项目状态跟踪

* **验收标准**: AC-2

* **测试要求**:

  * `programmatic` TR-5.1: 项目创建和编辑功能正常

  * `programmatic` TR-5.2: 工期计算准确，付款节点设置有效

  * `programmatic` TR-5.3: 项目状态更新正确

* **备注**: 需支持总价包干和单价结算两种方式

## \[ ] 任务 6: 分包管理模块

* **优先级**: P1

* **依赖**: 任务 2, 任务 3, 任务 5

* **描述**:

  * 实现分包创建功能，选择项目和分包商

  * 支持总价包干和单价结算方式

  * 支持上传分包合同

  * 实现分包完成后自动更新项目详情

* **验收标准**: AC-2

* **测试要求**:

  * `programmatic` TR-6.1: 分包创建功能正常

  * `programmatic` TR-6.2: 分包完成后项目详情更新正确

* **备注**: 需与项目管理模块集成

## \[ ] 任务 7: 采购管理模块

* **优先级**: P1

* **依赖**: 任务 2, 任务 3, 任务 5

* **描述**:

  * 实现采购创建功能，选择项目和供应商

  * 支持选择老挝本地或中国供应商

  * 录入采购商品信息，支持中国供应商的预计发货日期

  * 支持上传采购合同和设置付款节点

  * 实现采购完成后自动更新项目详情

* **验收标准**: AC-2

* **测试要求**:

  * `programmatic` TR-7.1: 采购创建功能正常

  * `programmatic` TR-7.2: 采购完成后项目详情更新正确

* **备注**: 需与项目管理模块集成

## \[ ] 任务 8: 财务管理模块

* **优先级**: P1

* **依赖**: 任务 2, 任务 3, 任务 5

* **描述**:

  * 实现员工个人记账功能

  * 实现公司账目管理

  * 实现预支、报销、核销流程

  * 实现申请、审核、打款流程

  * 支持上传凭证

  * 实现财务数据自动更新

  * 实现财务串通管理，确保所有收入支出既能从单个项目查看，又能从公司总账目中查看

* **验收标准**: AC-3

* **测试要求**:

  * `programmatic` TR-8.1: 财务流程操作正常

  * `programmatic` TR-8.2: 财务数据更新准确

  * `programmatic` TR-8.3: 凭证上传功能正常

  * `programmatic` TR-8.4: 财务串通管理功能正常，数据一致性良好

* **备注**: 需支持公司支出和项目支出分类

## \[ ] 任务 9: 施工管理模块

* **优先级**: P1

* **依赖**: 任务 2, 任务 3, 任务 5

* **描述**:

  * 实现施工过程资料上传功能（图片、日期、描述）

  * 实现施工进度跟踪

  * 实现付款申请功能，支持上传凭证

  * 实现项目状态更新（已带电、质保期、已完结）

  * 实现质保金管理和提醒

* **验收标准**: AC-4

* **测试要求**:

  * `programmatic` TR-9.1: 施工资料上传功能正常

  * `programmatic` TR-9.2: 项目状态更新正确

  * `programmatic` TR-9.3: 质保金管理功能正常

* **备注**: 需支持施工过程中的付款节点申请

## \[ ] 任务 10: 汇率管理模块

* **优先级**: P1

* **依赖**: 任务 2, 任务 3

* **描述**:

  * 实现四种币种（人民币、老挝基普、泰铢、美元）的汇率设置

  * 支持双向汇率输入

  * 实现金额自动换算功能

  * 实现币种符号和千分位显示

* **验收标准**: AC-5

* **测试要求**:

  * `programmatic` TR-10.1: 汇率设置功能正常

  * `programmatic` TR-10.2: 金额换算准确

  * `programmatic` TR-10.3: 币种符号和千分位显示正确

* **备注**: 所有涉及金额的地方都需支持多币种选择

## \[ ] 任务 11: 商品管理模块

* **优先级**: P2

* **依赖**: 任务 2, 任务 3

* **描述**:

  * 实现商品分类管理

  * 实现商品信息管理

  * 实现成本价自动核算功能

  * 实现项目材料管理，包括采购材料、实际用料、退库材料

* **验收标准**: AC-6

* **测试要求**:

  * `programmatic` TR-11.1: 商品分类和信息管理功能正常

  * `programmatic` TR-11.2: 成本价核算准确

  * `programmatic` TR-11.3: 项目材料管理功能正常

* **备注**: 需根据进货费用和物流清关费用自动核算成本价

## \[ ] 任务 12: 预算报价管理模块

* **优先级**: P2

* **依赖**: 任务 2, 任务 3

* **描述**:

  * 实现预算报价创建和修改功能

  * 实现报价模板管理

  * 实现项目达成率跟踪

  * 支持同一客户多个项目的管理

* **验收标准**: AC-7

* **测试要求**:

  * `programmatic` TR-12.1: 预算报价创建和修改功能正常

  * `programmatic` TR-12.2: 项目达成率计算准确

  * `programmatic` TR-12.3: 模板管理功能正常

* **备注**: 需支持报价中单个同型号材料价差控制

## \[ ] 任务 13: 系统接口预留

* **优先级**: P2

* **依赖**: 任务 1

* **描述**:

  * 预留小工具接口（如电工计算器）

  * 预留与后续进销存系统的集成接口

* **验收标准**: NFR-4

* **测试要求**:

  * `programmatic` TR-13.1: 接口设计文档完整

  * `human-judgement` TR-13.2: 接口设计合理，支持后续扩展

* **备注**: 需考虑接口的安全性和可扩展性

## \[ ] 任务 14: 系统测试与优化

* **优先级**: P0

* **依赖**: 所有任务

* **描述**:

  * 进行系统功能测试

  * 进行性能测试和优化

  * 进行安全测试

  * 进行用户体验测试

* **验收标准**: NFR-1, NFR-2, NFR-3, NFR-5

* **测试要求**:

  * `programmatic` TR-14.1: 所有功能测试通过

  * `programmatic` TR-14.2: 系统响应时间不超过2秒

  * `programmatic` TR-14.3: 安全测试通过

  * `human-judgement` TR-14.4: 用户体验良好

* **备注**: 需确保跨平台兼容性

